Análisis y Propuesta de Mejora del Proyecto "Conectividad Dominicana"

Wed, 09 Jul 2025 22:50:16 +0000

El proyecto “Conectividad Dominicana” fue una iniciativa ambiciosa para modernizar la infraestructura de red en la República Dominicana llevando la conectividad a zonas rurales y marginadas del país, con la promesa de reducir la brecha digital, fomentar el desarrollo tecnológico y mejorar el acceso a internet a nivel nacional. Sin embargo, lo que comenzó con grandes expectativas pronto se convirtió en un caso ejemplar de lo que puede suceder cuando se ignoran los principios fundamentales de la gestión de proyectos, particularmente en las funciones administrativas de planeación, organización, dirección y control, sufriendo retrasos significativos, sobrecostos y una creciente insatisfacción de los stakeholders. A continuación, analizaré y detallaré los problemas que llevaron al proyecto a la crisis y propondré mejoras para revertir la situación aplicando correctamente las funciones administrativas: planeación, organización, dirección y control.